永乐高70net

永乐高70net: 公告公示

首页 / 公告公示 / 正文

永乐高70net2023年附属工程项目—不可预测的零星维修工程监理服务采购公告

日期:2023年06月29日 18:02 作者: 关注:

1.项目概况与服务范围

1.1 建设地点:万州区天星路666号永乐高70net。

1.2 建设规模:总投资200万元,包括学生公寓、教学楼栋、校园场地、办公场所等不可预测的零星维修,具体按业主要求实施。

1.3 监理服务期:监理服务期为工程项目施工期、验收及其缺陷责任期阶段。

1.4 服务范围:永乐高70net2023年附属工程项目—不可预测的零星维修工程施工阶段、验收阶段、缺陷责任期内的监理服务,具体工作内容包括对该项目实施中的质量控制、进度控制、投资控制、安全及文明施工管理、工程合同管理、信息管理及协调相关单位关系等。

2.资格及人员要求

2.1 具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的监理能力。

2.2 配置总监理工程师1人,具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师注册执业证书(在本单位注册,专业:房屋建筑工程或安装工程),并提供相应的证明材料。

2.3 配置专业监理工程师2人,具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师注册执业证书或重庆市建设行政主管部门颁发的重庆市监理工程师岗位证书或重庆市建设监理协会颁发的《重庆市专业监理工程师监理业务培训合格证》(在本单位注册,专业:房屋建筑工程1人、安装工程1人),并提供相应的证明材料。

3.服务费限价及选取流程

3.1监理服务费限价按发改价格【2007670号文件的40%计。品鸦200万元计算,约2.64万元。合同金额以工程项目中标价作为计费基数,按发改办价格[2007]670号文件标准计算后×中选折扣率;最终结算价以工程项目竣工结算金额作为计费基数,按发改办价格[2007]670号文件标准计算后×中选折扣率为准,服务费按工程项目施工进度款同期同比例支付。

3.2 本监理服务项目采用现场两轮报价方式进行选。谝宦直劢崾蠊甲畹捅,第二轮报价以第一轮最低报价作为最高限价,最终以第二轮报价的最低价确定中选单位。

3.3 本项目不需报名,比选时直接参加竞选。

4.比选时间

4.1 比选时间为:2023710 930分开始,地点为:万州区天星路666号永乐高70net基建处一楼会议室。

4.2参加比选的监理单位须携带本单位出具的授权委托书原件、拟投入本项目监理人员配置表原件、营业执照原件复印件、资质证书原件复印件及相关证明材料,并加盖本单位公章。

4.3 逾期未到达指定地点参加比选的监理单位,不予受理。

5.联系方式

采 购 人:永乐高70net

 址:重庆市万州区天星路666

联 系 人:李老师

 话:023-58102332



                          永乐高70net

2023629


上一条:永乐高70net2023年附属工程项目—日常维修改造工程监理服务采购公告

下一条:永乐高70net食堂委托经营采购公告

关闭

重庆市万州区天星路666号,重庆市万州区沙龙路二段780号

本科生招生咨询:023-58102264    就业联系:023-58107781   sxxyjyb@126.com

研究生招生咨询:023-58105711

渝公网安备 50010102000189号

版权所有 ?2021-2023      永乐高70net版权所有      渝ICP备05001041号-1

70net永乐高官方版v31251(官方)官方网站IOS安卓通用版APP